\chapter[Orientações para Plano de 
Migração para Software Livre]{Orientações para montagem de um Plano de Padronização de Ambiente e Migração para Software Livre}
\label{plano_de_migracao_mp}
Nas páginas seguintes será apresentado um modelo 
referencial para elaboração de Plano de 
Migração. 

\newpage

\vspace*{4.0cm}

\begin{center}
\Huge 
\textbf{Plano de Padronização de Ambiente\\
e Migração para Software Livre}

\vspace{3.5cm}

\large
\textbf{Versão X.X}
\vspace{2.0cm}



\section*{Histórico da Revisão}

\end{center}

\begin{table}[!htb]
  \centering
  \label{tab_historico_documento_plano}
  \begin{center}
  \small
  \begin{tabular}{|l |l |p{4.5cm} | p{4.5cm} |} \hline
    {\bf Data} &
    {\bf Versão} & 
    {\bf Descriç\~ao} & 
    {\bf Autor} \\ \hline
	99/99/99 & 0.0 & Resumo das atividades desenvolvidas. & Responsáveis pelas reformulações. \\ \hline
	& & Ex.: alteração de conteúdo no Plano e/ou Cronograma de Trabalho. & Ex.: nome, reunião, evento. \\ \hline
	& & & \\ \hline
  \end{tabular}
  \normalsize
  \end{center}
\end{table}

\newpage
\section{Introdução}

\subsection{Finalidade}


Apresentação da finalidade do planejamento.

\emph{Este Plano de Migração, desenvovido com base no Guia Livre, tem como objetivo ...}

\subsection{Escopo}

Estabelecimento do escopo das migrações a serem efetuadas.

\emph{Este documento descreve o planejamento a ser utilizado pelo <Departamento/Gerência>
para implementar migração para Software Livre relativas a <servidores e/ou estações de trabalho>.
Pretende-se alcançar as seguintes seções/departamentos:  \ldots} 

\subsection{Justificativa}



\subsection{Metas Gerenciais}

Descrição das metas a serem contempladas em  etapas estabelecidas. As metas 
gerenciais podem ser divididas em etapas de curto, médio e longo prazo.

\begin{itemize}
	\item  \emph{Primeira etapa}
	\item  \emph{Segunda etapa}
	\item  \emph{...}
\end{itemize} 


\subsection{Referências}

 \emph{
Externos:}
\begin{enumerate}
	
	\item \emph{Norma e-PING - Padrões de Interoperabilidade do Governo Federal;}
	\item \emph{Guia Livre - Referência de Migração para Software Livre do Governo Federal;}
	\item ...
\end{enumerate}

\emph{Internos:} 

\begin{enumerate}
	\item \emph{ Plano de Garantia de Qualidade; }
	\item \emph{ Plano de Capacitação;}
	\item \emph{ Plano de Gerenciamento de Riscos;}
	\item \emph{ Plano de Gerenciamento de Configuração;}
	\item \emph{ Plano de Garantia de Qualidade;}
	\item \emph{ Plano de Gerenciamento de Custos;}
	\item \emph{ Plano de Documentação;}
	\item ...
\end{enumerate}

\subsection{Patrocinadores}

Descição das áreas envolvidas.

\begin{itemize} 
	\item  \emph{ Secretaria de ...}
	\item  \emph{ Diretoria de ... }
	\item  \emph{ Coordenadoria ...} 
	\item  \emph{ Departamento ...}
\end{itemize} 

\section{Visão Geral do Projeto}

Descrição detalhada dos objetivos específicos e das ações específicas 
a serem executadas.

\subsection{Objetivos do Projeto}

\emph{Este projeto visa direcionar a migração progressiva 
dos servidores e estações de trabalho das Gerências/Departamentos/Diretorias}


\subsection{Ações Específicas}
\begin{enumerate}
	\item    \emph{Planejamento}
	\item   \emph{Diagnótico e Levantamento}
	\item   \emph{Comunicação}
	\item   \emph{Capacitação}
	\item   \emph{Migração do Pacote de Automação de Escritório}
	\item   \emph{Migração do Sistema de Correio Eletrônico}
	\item   \emph{Sistemas}
	\item   \emph{Migração do Navegador Web}
	\item   \emph{Migração de Softwares Específicos - Outros Aplicativos de Escritório}
	\item  \emph{Migração para Linux nas Estações de Trabalho}
	\item  \emph{Migração dos Servidores Locais}
\end{enumerate}

\begin{center}
\textbf{Ciclos}

Fases que serão repetidas em cada departamento que receber a migração

\figura{fig:ciclos}{plmp_ciclo.eps}{.5}{Ciclo de fases.}


\end{center}



\subsection{Detalhamento das ações específicas}

	\begin{itemize}
	\item Fase 1 -- Planejamento

	Levantamento das informações necessárias ao Plano, produzindo os documentos que servirão de base gerencial para os trabalhos. 
	
	\emph{Detalhamento das ações de planejamento.
	...}


	\item Fase 2 --  Levantamento e Diagnóstico

	Detalhamento dos ambientes que irão receber a migração, produzindo os relatórios que irão guiar os trabalhos técnicos. Relato das justificativas financeiras da migração.

	\emph{Detalhamento das ações de levantamento e diagnóstico.
	...}

	\item Fase 3 -- Comunicação

	Parceria com os meios de comunicação interna, para garantir o sucesso na divulgação e esclarecimento do Plano entre os servidores.

	\emph{Descrição das estratégias a serem implementadas
...}

	\item Fase 4 --  Capacitação 

	Treinamento dos técnicos, que irão participar da migração, e demais servidores, que estarão recebendo o processo. Esta fase será reincidente sempre que for realizada a migração de um novo componente da estrutura, a cada ciclo do processo.
	\emph{Cronograma de capacitação}

	\item Fase 5 --  Migração dos Servidores Departamentais 

	Iniciando pelo departamento piloto, implantação de software livre nos equipamentos servidores departamentais, tanto no sistema operacional como nos serviços.


	\item Fase 6  -- Migração do Pacote de Automação de Escritório

Migração do pacote de automação de escritório, compreendida por  Editor de texto, Editor de Planilha e Editor de Apresentação.


	\item Fase 7 --  Migração do Sistema de Correio Eletrônico

Migração do sistema de correio eletrônico para software livre.

	\item Fase 8 --  Sistemas Legados

	Análise e programação da migração dos sistemas que possuem dependência proprietária. Fase a ser desenvolvida em duas etapas, a primeira abrangendo os sistemas web e a segunda com os demais sistemas utilizados no ÓRGÃO.


	\item Fase 9 --  Migração de Softwares Específicos - Outros Aplicativos de Escritório

	Migração de outras ferramentas de escritório proprietárias, que sejam utilizadas, como Editor de Diagramas, Banco de Dados em estações de trabalho, aplicativo de Gerência de Projetos, de Edição de Imagens, etc.


	\item Fase 10 --  Migração para Linux nas Estações de Trabalho

Troca do sistema operacional das estações de trabalho que já tiverem recebido suíte de escritório, navegador e correio eletrônico em software livre e não tiverem necessidade de acesso a nenhuma outra ferramenta ou sistema com dependência proprietária.


\end{itemize}


\subsection{Produtos Liberados do Plano}
\begin{itemize}
	\item	Relatório dos sistemas utilizados, com quantitativo de usuários; 
	\item	Relatório de compatibilidade dos sistemas utilizados no ÓRGÃO com Software Livre;
	\item	Plano de Trabalho de Migração para Software Livre do ÓRGÃO;
	\item	Planos de: Comunicação, Capacitação, Riscos, Configuração, Qualidade, Custos e Documentação.
	\item	Material de Capacitação.
	\item	Documentação dos processos de migração: suite de escritório, sistema de correio eletrônico, navegador web, servidores departamentais, softwares específicos - outros aplicativos de escritório, estações de trabalho.
	\item	Quadro de acompanhamento da migração.
\end{itemize}


\newpage
\subsection[Cronograma resumido de Plano de Migração]{Cronograma Resumido do Plano de Migração para Software Livre na Instituição}
	
\begin{center}
Fases não cíclicas
\end{center}

\begin{table}[!htb]
  \centering
  \label{tab_fase_nao_ciclica}
  \begin{center}
  \small
  \begin{tabular}{|l |p{3.0cm} |p{3.0cm} |} \hline
    {\bf Fases} &
    {\bf Data Início} & 
    {\bf Data Final}  \\ \hline
	Planejamento &  &   \\ \hline
	Sistemas &  &   \\ \hline
	& & \\ \hline
	& & \\ \hline
  \end{tabular}
  \normalsize
  \end{center}
\end{table}


\begin{center}
Fases cíclicas
\end{center}

\subsubsection{Ciclo 1 Departamento Piloto}

\begin{table}[!htb]
  \centering
  \label{tab_Ciclo1}
  \begin{center}
  \small
  \begin{tabular}{|l |p{3.0cm} |p{3.0cm} |} \hline
    {\bf Fases} &
    {\bf Data Início} & 
    {\bf Data Final}  \\ \hline
Comunicação & & \\ \hline
Diagnóstico e Levantamento & & \\ \hline
Sensibilização & & \\ \hline
Capacitação  & & \\ \hline
Migração da Suíte de Escritório  & & \\ \hline
Migração do Navegador Web & & \\ \hline
Migração do Sistema de Correio Eletrônico & & \\ \hline
Migração de Outros Aplicativos de Escritório & & \\ \hline
Migração Linux nas estações de trabalho & & \\ \hline
	
	\end{tabular}
	\normalsize
	\end{center}
\end{table}


\newpage
\subsection{Quadro de acompanhamento da migração}

\begin{comment}
\begin{table}[!htb]
  \centering
  \label{tab_quadro_acompanha_migra}
  \begin{center}
  \small
  \begin{tabular}{|p{2.5cm} |p{2.5cm} |p{2.5cm} |p{2.5cm} |p{2.5cm} | } \hline
    {\bf Secretaria/ Quantidade de Computadores} &
    {\bf Departamento Piloto} & 
    {\bf Departamento 2}  & 
    {\bf Departamento 3}  &
    {\bf Departamento n}  \\ \hline
Computadores pessoais &	& &  & \\ \hline
Servidores departamentais   & & & \\ \hline
\end{tabular}
\normalsize
\end{center}
\end{table}

\end{comment}

\begin{center}

\textbf{Migração dos computadores pessoais}

\end{center}

\begin{table}[!htb]
  \centering
  \label{tab_acompanha_migra_desktop}
\begin{center}
  \small
  \begin{tabular}{|p{3.5cm} |p{2.5cm} |p{2.5cm} |p{2.5cm} |p{2.5cm} | } \hline
    {\bf Aplicativo  Secretaria} &
    {\bf Departamento Piloto} & 
    {\bf Departamento 2}  & 
    {\bf Departamento 3}  &
    {\bf Departamento n}  \\ \hline
Suite de Escritório &  &   & & \\ \hline
Cliente de Correio Eletrônico &  &   & & \\ \hline
Navegador web &  &   & & \\ \hline
Banco de dados local &  &   & & \\ \hline
Software de Gerência de Projetos &  &   & & \\ \hline
Editor de Diagramas &  &   & & \\ \hline
Editor de Imagens &  &   & & \\ \hline
Categoria de Software &  &   & & \\ \hline
Sistema Operacional &  &   & & \\ \hline
\end{tabular}
\normalsize
\end{center}
\end{table}

\begin{center}
\textbf{Migração dos servidores departamentais}
\end{center}


\begin{table}[!htb]
  \centering
  \label{tab_quadro_acompanha_migra_server}
  \begin{center}
  \small
  \begin{tabular}{|p{4.5cm} |p{2.5cm} |p{2.5cm} |p{2.5cm} |p{2.5cm} | } \hline
    {\bf Aplicativo / Secretaria} &
    {\bf Departamento Piloto} & 
    {\bf Departamento 2}  & 
    {\bf Departamento 3}  &
    {\bf Departamento n}  \\ \hline
Sistema Operacional + serviços & \% &  \% & & \\ \hline
... & & & & \\ \hline
\end{tabular}
\normalsize
\end{center}
\end{table}



\newpage
\section{Organização do Projeto}

\subsection{Estrutura Organizacional}

\figura{fig:estrugura_plano}{organograma_plano.eps}{.5}{Exemplo
de estrutura organizacional para o planejamento.}


\subsection{Interfaces Externas}

\begin{table}[!htb]
  \centering
  \label{tab_quadro_entidade_externa}
  \begin{center}
  \small
  \begin{tabular}{|p{4.5cm} |p{2.5cm} |p{3.5cm} | } \hline
    {\bf Entidade externa} &
    {\bf Contato na entidade externa} & 
    {\bf Nome}  \\  \hline 
Entidade 1 & Cargo do contato & Nome do contato \\ \hline
	&	&	\\ \hline
\end{tabular}
\normalsize
\end{center}
\end{table}



\subsection{Interfaces Internas}

\begin{table}[!htb]
  \centering
  \label{tab_quadro_entidade_interna}
  \begin{center}
  \small
  \begin{tabular}{|p{4.5cm} |p{2.5cm} |p{3.5cm} | } \hline
    {\bf Entidade interna} &
    {\bf Contato na entidade externa} & 
    {\bf Nome}  \\  \hline 
Unidade Admninistrativa 1  & Cargo do contato & Nome do contato \\ \hline
	&	&	\\ \hline
\end{tabular}
\normalsize
\end{center}
\end{table}


\newpage
\subsection{Papéis e Responsabilidades}
\begin{table}[!htb]
\centering
\label{tab_quadro_papeis_responsabilidade}
\begin{center}
\small
\begin{tabular}{|p{4.5cm} |p{3.5cm} |} \hline
    {\bf Papel} &
    {\bf Responsabilidade}  \\ \hline
    Gerente de Projeto & \\ \hline
Técnico de Suporte & \\ \hline
Instrutor & \\ \hline
Testador & \\ \hline
Documentador & \\ \hline
Multiplicador & \\ \hline
Patrocinadores & \\ \hline
... & \\ \hline
\end{tabular}
\normalsize
\end{center}
\end{table}



\begin{center}
 ANEXOS
\end{center}
	
	\begin{enumerate}
		\item Mapa de Gerenciamento de Riscos
		\item Mapa de Escolha de Aplicações
		\item Sistemas Utilizados no ÓRGÃO
		\item Planos: Capacitação, Comunicação, etc.
	\end{enumerate}

